# Nexus 工作报告索引



> 所有部门工作报告统一存放于此



---



## Phase 2 逐行走读（2026-05-22～23）



| 文件 | 说明 |

|------|------|

| **[`audit-phase-2-findings-matrix.md`](audit-phase-2-findings-matrix.md)** | 63 条 FINDING 全量状态（✅52 / 📋7 / 🟡3） |

| [`../project/phase-2-audit-remediation.md`](../project/phase-2-audit-remediation.md) | **开发 SSOT** — 按主题汇总已修复项与接受决策 |

| [`../project/production-verification-checklist.md`](../project/production-verification-checklist.md) | 外网验证清单 |

| [`audit-phase-2-walk-closure.md`](audit-phase-2-walk-closure.md) | Phase 2 走读闭环 |

| **[`audit-phase-3-walk-closure.md`](audit-phase-3-walk-closure.md)** | **Phase 3 走读闭环**（100% 全文重读，12 FINDING，代码待办 0） |

| [`2026-05-23-full-audit-report.md`](2026-05-23-full-audit-report.md) | 7 部门并行初审（部分与 Phase 2 重叠） |

| [`audit-full-vs-phase2-reconciliation.md`](audit-full-vs-phase2-reconciliation.md) | **C1–C12 与 Phase 2 对照表** |

| `audit-phase-2a-line-walk.md` … `audit-phase-2j-line-walk.md` | 各批次逐行报告 |



**结论**：Phase 2 **代码修复已闭环**。项目 **未部署** — 无 API Key 轮换；**首次上线前** 跑 E2E 清单。



---



## 审查阶段报告（2026-05-21）



| 文件 | 部门 | 说明 |

|------|------|------|

| `review-cto-2026-05-21.md` | CTO | 技术路线评估 |

| `review-quality-director-2026-05-21.md` | 质量总监 | 全流程质量标准审查 |

| `review-deploy-architecture-2026-05-21.md` | 运维总监/JC组 | 运维架构评估 + 部署建议 |



## 会话档案



| 文件 | 说明 |

|------|------|

| `session-log-2026-05-21.md` | **完整对话记录（技术选型→6步实施→质量门禁→团队整理）** |



## 实施阶段报告



| 文件 | 说明 |

|------|------|

| `implementation-progress-2026-05-21.md` | **6步实施进度总报告** |

| `signoff-2026-05-21.md` | 各部门认领签字表 |



## 实施状态



| 步骤 | 目录 | 代码 | 测试 | 审查 |

|------|------|------|------|------|

| 第零步：基础设施加固 | `step-0-infrastructure/` | ✅ | ⏳ | ⏳ |

| 第一步：数据层 | `step-1-data-layer/` | ✅ | ⏳ | ⏳ |

| 第二步：认证层 | `step-2-auth/` | ✅ | ⏳ | ⏳ |

| 第三步：Web SSH 终端 | `step-3-webssh/` | ✅ | ⏳ | ⏳ |

| 第四步：Sync 引擎升级 | `step-4-sync/` | ✅ | ⏳ | ⏳ |

| 第五步：前端全量迁移 | `step-5-frontend/` | ✅ | ⏳ | ⏳ |

| **Phase 2 安全走读** | `audit-phase-2*` | ✅ | 🟡 | ✅ |



---



> 更新: 2026-05-23 | Phase 2 代码修复闭环，待外网 E2E


