# Nexus v6.0 — 对话记录（2026-05-21 实施会话）

> 归档日期: 2026-05-21
> 会话跨度: 技术选型讨论会 → 6步全量实施 → 质量门禁 → 团队整理
> 管理组归档

---

## 一、技术选型讨论会决议（5个议题）

| 议题 | 决议 | ADR |
|------|------|-----|
| Redis定位 | 核心数据层，BlockingConnectionPool，启动强校验 | ADR-007~009 |
| WebSocket | 内存+Redis Pub/Sub两层，JWT查询参数认证 | ADR-010~011 |
| 认证体系 | JWT直接保护所有API，PHP旧页面不做兼容 | — |
| DB Session泄漏 | 中间件方案(request.state.db)，Django ATOMIC_REQUESTS模式 | — |
| 前端 | Tailwind CSS v4 + Alpine.js CDN，先做后端再全量迁移前端 | ADR-006 |

---

## 二、6步实施完成

| 步骤 | 任务数 | 新建文件 | 改写文件 |
|------|--------|---------|---------|
| Step 0: 基础设施加固 | R1-R5 + D7 | client.py, websocket.py(重写) | main.py, dependencies.py, agent.py, health.py, heartbeat_flush.py, self_monitor.py, sync_service.py |
| Step 1: 数据层 | D1-D8 | migrations.py, ssh_session_repo.py, platform_node_repo.py, assets.py | models/__init__.py(已扩展) |
| Step 2: 认证层 | A1-A3 | auth_jwt.py | auth.py(重写) |
| Step 3: Web SSH | W1-W5 | asyncssh_pool.py, webssh.py, terminal.html | — |
| Step 4: Sync引擎 | S1-S5 | sync_engine_v2.py, sync_v2.py | — |
| Step 5: 前端迁移 | F1-F16 | index/servers/push/files/scripts/credentials/schedules/retries/audit/settings.html | nexus.conf, nginx config |

**交付：21个Python后端 + 12个HTML前端 + 2个部署配置**

---

## 三、质量门禁

| 门禁 | 部门 | 结果 | 发现/修复 |
|------|------|------|---------|
| 安全审查 | ECC | ✅ | CORS allow_origins=["*"]→限定域名 |
| 代码审查 | AG | ✅ | auth_jwt返回类型 Admin→Optional[Admin] |
| 单元测试 | 测试部 | ✅ | 6/6模型测试通过 |
| UI走查 | 设计部 | ✅ | 12页设计系统统一 |
| 产品文档 | 产品部 | ✅ | P0-P5全部完成 |

### post-review修复
- `datetime.utcnow()→now(timezone.utc)`：43处全部修复（7个文件）
- auth_jwt.py 返回类型修复
- CORS 安全修复
- 前端页面CDN占位符修复(terminal.html)

---

## 四、团队编制（194人/9部门）

| 部门 | 技能数 | 负责人 |
|------|--------|--------|
| 工程部 | 57 | CTO |
| AG组 | 56 | CTO |
| 测试部 | 27 | 质量总监 |
| ECC组 | 11 | CTO |
| 设计部 | 10 | 项目经理(设计) |
| JC组 | 9 | CTO |
| 管理组 | 8 | 项目经理 |
| 产品部 | 7 | 产品总监 |
| OMC组 | 2 | — |

### 人员调整
- CMS开发者 → 前端页面开发（Tailwind CSS v4 + Alpine.js）
- 编入AG组（新增AG5：前端页面开发审查）
- 技能文件重命名：`engineering-cms-developer.md` → `ag-frontend-developer.md`
- 全部194个文件 `group:` 标签已清洗（无重复、无乱码）

---

## 五、签字表状态

**9个部门全部未签**（`docs/reports/signoff-2026-05-21.md`）

---

## 六、待办

| 待办 | 负责 |
|------|------|
| 部署到服务器 | JC组/运维 |
| 集成测试（需MySQL/Redis/SSH环境） | 测试部 |
| 安装 install.php 迁移 | 工程部 |
| 各部门负责人签字 | 各部门 |

---

## 七、关键文件索引

| 文件 | 说明 |
|------|------|
| `docs/reports/implementation-progress-2026-05-21.md` | 实施进度总报告 |
| `docs/reports/signoff-2026-05-21.md` | 部门认领签字表 |
| `docs/team/roster-2026-05-21.md` | 团队编制档案 |
| `.claude/plans/inherited-dazzling-gizmo.md` | 实施计划 |
| `server/main.py` | 入口（lifespan+middleware+路由） |
| `web/app/` | 12个前端页面 |

---

> 档案位置: `docs/reports/session-log-2026-05-21.md`
> 管理组归档
> 下一步：新对话框继续推进签字/部署/测试