# 对齐计划 Phase 1 部署验证

**日期**：2026-06-07  
**生产版本**：`fb6a4be7`  
**URL**：https://api.synaglobal.vip

## A 类 — 部署验证

| ID | 项 | 结果 | 证据 |
|----|-----|------|------|
| A-01 | 生产部署 API + 前端 | **PASS** | `deploy/deploy-production.sh` → `/health` ok、`/app/` 200 |
| A-02 | `push_schedules.target_path` 迁移 | **待 SSH 复核** | API 重启后 `run_schema_migrations` 自动 DDL；本机无 SSH key |
| A-03 | 脚本库生产点验 | **待浏览器** | `ScriptsPage-Bt6WITgz.js` 已随镜像构建 |
| A-04 | 调度生产点验 | **待浏览器** | `SchedulesPage-Bn9s0WQt.js` 已随镜像构建 |
| A-05 | 边端 Agent 401 | **待子机同步** | `web/agent/agent.py` 已合入镜像；子机需手动更新 |

## B 类 — 本批实现

| ID | 项 | 结果 |
|----|-----|------|
| B-01 | Commands 推送日志视图 | **PASS**（代码+构建）`CommandsPage-q-bsIegj.js` |
| B-04 | CSV 导入模板 | **部分** — 静态 URL 生产 404；已补 `Dockerfile.prod` + `frontend/public/` 待再部署 |
| B-05 | 功能指南 §12.6/12.8/12.10 | **PASS** |

## E 类

| ID | 项 | 结果 |
|----|-----|------|
| E-08 | acceptance_catalog | **PASS** |
| E-22 | 功能指南扩写 | **PASS**（同 B-05） |

## 命令记录

```bash
bash deploy/deploy-production.sh
# fb6a4be7 · Docker rebuild · /health ok · /app/ 200

curl -sS https://api.synaglobal.vip/health   # ok
curl -w "%{http_code}" https://api.synaglobal.vip/app/servers_import_template.csv  # 404（Dockerfile 未 COPY，已修待再部署）
```

## 下一批（计划 Week 1 剩余）

- 再部署含 CSV Dockerfile 修复
- A-02～A-05 浏览器/SSH 终验
- D-01 Agent upgrade 对齐
- B-02 Dashboard 趋势图
